# Toy Software Development Project

Development - Resource Allocation Report

WBS

Name

Start

End

Work

Duration

Dec 2021
Jan 2022
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP (sgkp.develop) ]->[ 2022-01-01

Followers:

Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ 2022-01-28

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ 2022-01-01

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-12

Resources:

Precursors:

Followers:

Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt (sgkp.legal_milestone) ]->[ 2022-01-12

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-05

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-07

Resources:

Nadja Schmidt (nas)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-05 End: 2022-01-07

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-10 End: 2022-01-12

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-12 End: 2022-01-12

Resources:

Precursors:

Rahmenbedingungen klären (sgkp.rahmen) ]->[ 2022-01-12

Followers:

Start: 2022-01-28 End: 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ 2022-01-01, Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren (kundenmigration) ]->[ 2022-01-28

Followers:

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Followers:

Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ 2022-01-28

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-14

Resources:

Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-03 End: 2022-01-28

Resources:

Tom Hecker (the)

Precursors:

Followers:

Start: 2022-01-17 End: 2022-01-28

Resources:

Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr)

Precursors:

Followers:

1

| Standard Geschäftskundenportal entwickeln

ID: sgkp

2022-01-01

2022-01-28

20,00 |

27,46 |

1.3

|  | Starter/Bronze GKP vertreiben

ID: sgkp.starter

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.5

|  | Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP

ID: sgkp.develop

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.5.1

|  | Standardisierte Schnittstellen entwickeln

ID: sgkp.develop.api

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.6

|  | Vertriebskonzept entwickeln

ID: sgkp.vertrieb

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.6.1

|  | BI-Website vorbereiten

ID: sgkp.vertrieb.homepage

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.6.2

|  | Vertriebsmaterial bereitstellen

ID: sgkp.vertrieb.vertriebsmaterial

2022-01-01

2022-01-01

0,00 |

0,00 |

1.1

|  | Rahmenbedingungen klären

ID: sgkp.rahmen

2022-01-03

2022-01-12

20,00 |

9,17 |

1.1.1

|  | SLA entwickeln

ID: sgkp.rahmen.sla

2022-01-03

2022-01-05

5,00 |

2,17 |

| 6.4

|  | Christopher Eckert

ID: cec

2,50

| 4.1

|  | Karin Lehmman

ID: jkl

2,50

1.1.4

|  | Preismodell entwickeln

ID: sgkp.rahmen.pricing

2022-01-03

2022-01-07

5,00 |

4,33 |

| 6.5

|  | Nadja Schmidt

ID: nas

5,00

1.1.2

|  | Vertrag entwickeln

ID: sgkp.rahmen.vertrag

2022-01-05

2022-01-07

5,00 |

2,17 |

| 6.4

|  | Christopher Eckert

ID: cec

2,50

| 4.1

|  | Karin Lehmman

ID: jkl

2,50

1.1.3

|  | AGB entwickeln

ID: sgkp.rahmen.agb

2022-01-10

2022-01-12

5,00 |

2,17 |

| 6.4

|  | Christopher Eckert

ID: cec

2,50

| 4.1

|  | Karin Lehmman

ID: jkl

2,50

1.2

|  | Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt

ID: sgkp.legal_milestone

2022-01-12

2022-01-12

0,00 |

0,00 |

1.4

|  | Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen

ID: sgkp.gold

2022-01-28

2022-01-28

0,00 |

0,00 |

2

| Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren

ID: kundenmigration

2022-01-03

2022-01-28

60,00 |

25,33 |

2.1

|  | Lackmann migrieren

ID: kundenmigration.lackmann

2022-01-03

2022-01-14

20,00 |

11,33 |

| 6.1

|  | Felix Förtsch

ID: ffo

10,00 |

| 7.5

|  | Frank Reichenbach

ID: frr

10,00 |

2.3

|  | BSEnergy migrieren

ID: kundenmigration.bsenergy

2022-01-03

2022-01-28

20,00 |

25,33 |

| 6.2

|  | Tom Hecker

ID: the

20,00 |

2.2

|  | Sachsenenergie migrieren

ID: kundenmigration.sachsenenergie

2022-01-17

2022-01-28

20,00 |

11,33 |

| 6.1

|  | Felix Förtsch

ID: ffo

10,00 |

| 7.5

|  | Frank Reichenbach

ID: frr

10,00 |

|  | Container Task |  |  | Normal Task |  |  | Milestone |
|  | Off-duty period |  |  | Resource assigned to this task |  |  | Resource assigned to task(s) |
|  | Resource available |  |  |

Project: Synergy 2 Version: 1.0 - Created on 2022-03-13 22:39:18 with TaskJuggler v3.7.1