# Toy Software Development Project

## Project Overview

The project is structured into 3 phases.

1. Development

## Original Project Plan

WBS

Name

Start

End

Effort

Cost

Revenue

Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
20
27
03
10
17
24
31

Start: Sat 2022-01-01 End: Fri 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP (sgkp.develop) ]->[ Sat 2022-01-01

Followers:

Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ Fri 2022-01-28

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ Sat 2022-01-01

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01

Resources:

Precursors:

Followers:

Start: Mon 2022-01-03 End: Wed 2022-01-12

Resources:

Precursors:

Followers:

Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt (sgkp.legal_milestone) ]->[ Wed 2022-01-12

Start: Mon 2022-01-03 End: Wed 2022-01-05

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-07

Resources:

Nadja Schmidt (nas)

Precursors:

Followers:

Start: Wed 2022-01-05 End: Fri 2022-01-07

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: Mon 2022-01-10 End: Wed 2022-01-12

Resources:

Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl)

Precursors:

Followers:

Start: Wed 2022-01-12 End: Wed 2022-01-12

Resources:

Precursors:

Rahmenbedingungen klären (sgkp.rahmen) ]->[ Wed 2022-01-12

Followers:

Start: Fri 2022-01-28 End: Fri 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ Sat 2022-01-01, Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren (kundenmigration) ]->[ Fri 2022-01-28

Followers:

Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-28

Resources:

Precursors:

Followers:

Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ Fri 2022-01-28

Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-14

Resources:

Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr)

Precursors:

Followers:

Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-28

Resources:

Tom Hecker (the)

Precursors:

Followers:

Start: Mon 2022-01-17 End: Fri 2022-01-28

Resources:

Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr)

Precursors:

Followers:

1

| Standard Geschäftskundenportal entwickeln

ID: sgkp

Sat 2022-01-01

Fri 2022-01-28

20,00 |

0,00 |

0,00 |

1.3

|  | Starter/Bronze GKP vertreiben

ID: sgkp.starter

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1.5

|  | Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP

ID: sgkp.develop

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1.5.1

|  | Standardisierte Schnittstellen entwickeln

ID: sgkp.develop.api

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00

0,00

0,00

1.6

|  | Vertriebskonzept entwickeln

ID: sgkp.vertrieb

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1.6.1

|  | BI-Website vorbereiten

ID: sgkp.vertrieb.homepage

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00

0,00

0,00

1.6.2

|  | Vertriebsmaterial bereitstellen

ID: sgkp.vertrieb.vertriebsmaterial

Sat 2022-01-01

Sat 2022-01-01

0,00

0,00

0,00

1.1

|  | Rahmenbedingungen klären

ID: sgkp.rahmen

Mon 2022-01-03

Wed 2022-01-12

20,00 |

0,00 |

0,00 |

1.1.1

|  | SLA entwickeln

ID: sgkp.rahmen.sla

Mon 2022-01-03

Wed 2022-01-05

5,00

0,00

0,00

1.1.4

|  | Preismodell entwickeln

ID: sgkp.rahmen.pricing

Mon 2022-01-03

Fri 2022-01-07

5,00

0,00

0,00

1.1.2

|  | Vertrag entwickeln

ID: sgkp.rahmen.vertrag

Wed 2022-01-05

Fri 2022-01-07

5,00

0,00

0,00

1.1.3

|  | AGB entwickeln

ID: sgkp.rahmen.agb

Mon 2022-01-10

Wed 2022-01-12

5,00

0,00

0,00

1.2

|  | Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt

ID: sgkp.legal_milestone

Wed 2022-01-12

Wed 2022-01-12

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1.4

|  | Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen

ID: sgkp.gold

Fri 2022-01-28

Fri 2022-01-28

0,00 |

0,00 |

0,00 |

2

| Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren

ID: kundenmigration

Mon 2022-01-03

Fri 2022-01-28

60,00 |

0,00 |

0,00 |

2.1

|  | Lackmann migrieren

ID: kundenmigration.lackmann

Mon 2022-01-03

Fri 2022-01-14

20,00 |

0,00 |

0,00 |

2.3

|  | BSEnergy migrieren

ID: kundenmigration.bsenergy

Mon 2022-01-03

Fri 2022-01-28

20,00 |

0,00 |

0,00 |

2.2

|  | Sachsenenergie migrieren

ID: kundenmigration.sachsenenergie

Mon 2022-01-17

Fri 2022-01-28

20,00 |

0,00 |

0,00 |

All effort values are in man days.

|  | Container Task |  |  | Normal Task |  |  | Milestone |
|  | Off-duty period |  |  |

## Staffing

All project phases are properly staffed. See ResourceGraph for detailed resource allocations.

Project: Synergy 2 Version: 1.0 - Created on 2022-03-13 22:39:17 with TaskJuggler v3.7.1