# Toy Software Development Project

Development - Resource Allocation Report
WBS
Name
Start
End
Work
Duration
| Dec 2021 Jan 2022 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Start: 2022-01-01 End: 2022-01-28 Resources: Precursors: Followers: Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP (sgkp.develop) ]->[ 2022-01-01 Followers: Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ 2022-01-28 Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ 2022-01-01 Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: 2022-01-01 End: 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: 2022-01-03 End: 2022-01-12 Resources: Precursors: Followers: Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt (sgkp.legal_milestone) ]->[ 2022-01-12 Start: 2022-01-03 End: 2022-01-05 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: 2022-01-03 End: 2022-01-07 Resources: Nadja Schmidt (nas) Precursors: Followers: Start: 2022-01-05 End: 2022-01-07 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: 2022-01-10 End: 2022-01-12 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: 2022-01-12 End: 2022-01-12 Resources: Precursors: Rahmenbedingungen klären (sgkp.rahmen) ]->[ 2022-01-12 Followers: Start: 2022-01-28 End: 2022-01-28 Resources: Precursors: Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ 2022-01-01, Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren (kundenmigration) ]->[ 2022-01-28 Followers: Start: 2022-01-03 End: 2022-01-28 Resources: Precursors: Followers: Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ 2022-01-28 Start: 2022-01-03 End: 2022-01-14 Resources: Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr) Precursors: Followers: Start: 2022-01-03 End: 2022-01-28 Resources: Tom Hecker (the) Precursors: Followers: Start: 2022-01-17 End: 2022-01-28 Resources: Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr) Precursors: Followers:
1
| Standard Geschäftskundenportal entwickeln
ID: sgkp |
2022-01-01
2022-01-28
20,00 |
27,46 |
1.3
|  | Starter/Bronze GKP vertreiben
ID: sgkp.starter |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.5
|  | Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP
ID: sgkp.develop |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.5.1
|  | Standardisierte Schnittstellen entwickeln
ID: sgkp.develop.api |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.6
|  | Vertriebskonzept entwickeln
ID: sgkp.vertrieb |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.6.1
|  | BI-Website vorbereiten
ID: sgkp.vertrieb.homepage |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.6.2
|  | Vertriebsmaterial bereitstellen
ID: sgkp.vertrieb.vertriebsmaterial |
2022-01-01
2022-01-01
0,00 |
0,00 |
1.1
|  | Rahmenbedingungen klären
ID: sgkp.rahmen |
2022-01-03
2022-01-12
20,00 |
9,17 |
1.1.1
|  | SLA entwickeln
ID: sgkp.rahmen.sla |
2022-01-03
2022-01-05
5,00 |
2,17 |
| 6.4
|  | Christopher Eckert
ID: cec |
2,50
| 4.1
|  | Karin Lehmman
ID: jkl |
2,50
1.1.4
|  | Preismodell entwickeln
ID: sgkp.rahmen.pricing |
2022-01-03
2022-01-07
5,00 |
4,33 |
| 6.5
|  | Nadja Schmidt
ID: nas |
5,00
1.1.2
|  | Vertrag entwickeln
ID: sgkp.rahmen.vertrag |
2022-01-05
2022-01-07
5,00 |
2,17 |
| 6.4
|  | Christopher Eckert
ID: cec |
2,50
| 4.1
|  | Karin Lehmman
ID: jkl |
2,50
1.1.3
|  | AGB entwickeln
ID: sgkp.rahmen.agb |
2022-01-10
2022-01-12
5,00 |
2,17 |
| 6.4
|  | Christopher Eckert
ID: cec |
2,50
| 4.1
|  | Karin Lehmman
ID: jkl |
2,50
1.2
|  | Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt
ID: sgkp.legal_milestone |
2022-01-12
2022-01-12
0,00 |
0,00 |
1.4
|  | Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen
ID: sgkp.gold |
2022-01-28
2022-01-28
0,00 |
0,00 |
2
| Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren
ID: kundenmigration |
2022-01-03
2022-01-28
60,00 |
25,33 |
2.1
|  | Lackmann migrieren
ID: kundenmigration.lackmann |
2022-01-03
2022-01-14
20,00 |
11,33 |
| 6.1
|  | Felix Förtsch
ID: ffo |
10,00 |
| 7.5
|  | Frank Reichenbach
ID: frr |
10,00 |
2.3
|  | BSEnergy migrieren
ID: kundenmigration.bsenergy |
2022-01-03
2022-01-28
20,00 |
25,33 |
| 6.2
|  | Tom Hecker
ID: the |
20,00 |
2.2
|  | Sachsenenergie migrieren
ID: kundenmigration.sachsenenergie |
2022-01-17
2022-01-28
20,00 |
11,33 |
| 6.1
|  | Felix Förtsch
ID: ffo |
10,00 |
| 7.5
|  | Frank Reichenbach
ID: frr |
10,00 |
|  | Container Task |  |  | Normal Task |  |  | Milestone |
|  | Off-duty period |  |  | Resource assigned to this task |  |  | Resource assigned to task(s) |
|  | Resource available |  |  |

Project: Synergy 2 Version: 1.0 - Created on 2022-03-13 22:39:18 with TaskJuggler v3.7.1