# Toy Software Development Project

## Project Overview The project is structured into 3 phases. Development ## Original Project Plan
WBS
Name
Start
End
Effort
Cost
Revenue
| Dec 2021 Jan 2022 Feb 2022 20 27 03 10 17 24 31 Start: Sat 2022-01-01 End: Fri 2022-01-28 Resources: Precursors: Followers: Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP (sgkp.develop) ]->[ Sat 2022-01-01 Followers: Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ Fri 2022-01-28 Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ Sat 2022-01-01 Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: Sat 2022-01-01 End: Sat 2022-01-01 Resources: Precursors: Followers: Start: Mon 2022-01-03 End: Wed 2022-01-12 Resources: Precursors: Followers: Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt (sgkp.legal_milestone) ]->[ Wed 2022-01-12 Start: Mon 2022-01-03 End: Wed 2022-01-05 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-07 Resources: Nadja Schmidt (nas) Precursors: Followers: Start: Wed 2022-01-05 End: Fri 2022-01-07 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: Mon 2022-01-10 End: Wed 2022-01-12 Resources: Christopher Eckert (cec), Karin Lehmman (jkl) Precursors: Followers: Start: Wed 2022-01-12 End: Wed 2022-01-12 Resources: Precursors: Rahmenbedingungen klären (sgkp.rahmen) ]->[ Wed 2022-01-12 Followers: Start: Fri 2022-01-28 End: Fri 2022-01-28 Resources: Precursors: Starter/Bronze GKP vertreiben (sgkp.starter) ]->[ Sat 2022-01-01, Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren (kundenmigration) ]->[ Fri 2022-01-28 Followers: Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-28 Resources: Precursors: Followers: Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen (sgkp.gold) ]->[ Fri 2022-01-28 Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-14 Resources: Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr) Precursors: Followers: Start: Mon 2022-01-03 End: Fri 2022-01-28 Resources: Tom Hecker (the) Precursors: Followers: Start: Mon 2022-01-17 End: Fri 2022-01-28 Resources: Felix Förtsch (ffo), Frank Reichenbach (frr) Precursors: Followers:
1
| Standard Geschäftskundenportal entwickeln
ID: sgkp |
Sat 2022-01-01
Fri 2022-01-28
20,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3
|  | Starter/Bronze GKP vertreiben
ID: sgkp.starter |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5
|  | Technische Umsetzung des Starter/Bronze SGKP
ID: sgkp.develop |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.1
|  | Standardisierte Schnittstellen entwickeln
ID: sgkp.develop.api |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00
0,00
0,00
1.6
|  | Vertriebskonzept entwickeln
ID: sgkp.vertrieb |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6.1
|  | BI-Website vorbereiten
ID: sgkp.vertrieb.homepage |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00
0,00
0,00
1.6.2
|  | Vertriebsmaterial bereitstellen
ID: sgkp.vertrieb.vertriebsmaterial |
Sat 2022-01-01
Sat 2022-01-01
0,00
0,00
0,00
1.1
|  | Rahmenbedingungen klären
ID: sgkp.rahmen |
Mon 2022-01-03
Wed 2022-01-12
20,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1
|  | SLA entwickeln
ID: sgkp.rahmen.sla |
Mon 2022-01-03
Wed 2022-01-05
5,00
0,00
0,00
1.1.4
|  | Preismodell entwickeln
ID: sgkp.rahmen.pricing |
Mon 2022-01-03
Fri 2022-01-07
5,00
0,00
0,00
1.1.2
|  | Vertrag entwickeln
ID: sgkp.rahmen.vertrag |
Wed 2022-01-05
Fri 2022-01-07
5,00
0,00
0,00
1.1.3
|  | AGB entwickeln
ID: sgkp.rahmen.agb |
Mon 2022-01-10
Wed 2022-01-12
5,00
0,00
0,00
1.2
|  | Rechtliche Rahmenbedingunen sind vollständig geklärt
ID: sgkp.legal_milestone |
Wed 2022-01-12
Wed 2022-01-12
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4
|  | Konzept auf Silber/Gold GKP ausbauen
ID: sgkp.gold |
Fri 2022-01-28
Fri 2022-01-28
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2
| Bestandskunden in den Cloudbetrieb migrieren
ID: kundenmigration |
Mon 2022-01-03
Fri 2022-01-28
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1
|  | Lackmann migrieren
ID: kundenmigration.lackmann |
Mon 2022-01-03
Fri 2022-01-14
20,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3
|  | BSEnergy migrieren
ID: kundenmigration.bsenergy |
Mon 2022-01-03
Fri 2022-01-28
20,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2
|  | Sachsenenergie migrieren
ID: kundenmigration.sachsenenergie |
Mon 2022-01-17
Fri 2022-01-28
20,00 |
0,00 |
0,00 |
All effort values are in man days.
|  | Container Task |  |  | Normal Task |  |  | Milestone |
|  | Off-duty period |  |  |
## Staffing All project phases are properly staffed. See ResourceGraph for detailed resource allocations.

Project: Synergy 2 Version: 1.0 - Created on 2022-03-13 22:39:17 with TaskJuggler v3.7.1